# 任务清单

更新时间：2026-08-23。任务状态以当前仓库和项目约束为准；没有证据的事项不写成“已完成”。

## 正在做

目前没有已确认正在施工的业务代码任务。

本次已完成仓库交接手册整理，后续所有任务都应按 `docs/README.md` 的更新规矩同步维护本清单。

## 已做完

- 建立手机端 Flutter 工程和 Windows 优先的 Electron 电脑端工程。
- 接入公司工号加密码登录，以及管理员导入、管理员工账号的账号服务。
- 完成聊天、通讯录、同事申请、语音消息、文件/图片消息和一对一语音通话的相关代码接入。
- 完成一轮手机与电脑的跨端回归记录；其中已通过的项目见旧档 `phase4-regression-2026-08-16.md`。
- 将 LiveKit 的信令/媒体端口统一为 `17880`、`17881`、`17882`，并提供可重复执行的修复脚本。
- 建立本目录四份交接手册，并为三份过时旧说明加上明确的留档提示。

## 还没安排

- 组织真实手机和 Windows 电脑的回归：重点确认文件传输和一对一语音通话。
- 明确手机正式签名的负责人和安全保管方式；不能把签名密钥提交进仓库。
- 获得负责人同意后，再导入真实员工名单并验证账号管理流程。
- 等负责人对三个公网问题拍板后，才安排公网 IP/域名、备案、反向代理和 HTTPS 的具体施工；当前禁止擅自开始。
- 公网方案获批后，重新评估电脑端 Electron、登录失败限制、令牌本地保存和跨域设置的安全风险。