# 最新进度

> 核实日期：2026-08-23，以代码仓库当前提交 `224e2a7` 为准（`ed9858e` 是最近一笔代码改动）。

## 一句话总结

项目主体功能早就做好并上线内网了。当前主线是「全站视觉统一改造」，已经走完 17 个阶段，正处于**最终验收、代码合并的收尾阶段**。同时新开了一条「手机端独立重新设计」的线（还在出方案，没动工）。本仓库的交接手册已整理完成（见 `任务清单.md`）。

## 已经做到哪了

- **代码结构**：已经从历史杂乱目录保真迁移进 `app/`，整理成「模块化单体」（一个 Python 进程、一个 SQLite 数据库、不需要构建工具的前端），用户在 2026-08-01 人工验收通过。
- **功能**：16 个主工作区都有正式实现（见 `项目需求.md`）。
- **视觉统一**：17 个阶段全部完成，每批都过了功能和视觉双重审核，返修版已部署到内网验收地址 `192.168.200.36:8765`。
- **数据库历史问题**：已修复收口，老数据没有被改动。
- **最近的代码改动**（2026-08 下旬）：主要是视觉收尾的细节——顶端栏图标对齐、设计令牌统一、问师/情绪周期等页面样式修整等，已合并进 `main`，并部署到内网 `.36:8765`。

## 正在做的事

1. **全站视觉统一改造收尾**：最终验收 + 代码合并（主线）。
2. **手机端独立重新设计**：先出视觉规范和架构方案，等老板确认后再施工（见 `任务清单.md`）。

## 哪些还不能算“完成”

- **手机端**：当前有样式但基本是电脑端缩小，不可用。正在按“独立手机产品”重新设计，还没施工。
- **一些依赖外部数据/算法的高级功能还没做**：完整 IC 动态多因子选股、政策/宏观/隔夜消息、分析师一致预期、Level-2 竞价深度、游资档案历史画像（详见 `任务清单.md`）。
- **公网部署**：现在只在内网用，还没做公网加固。

## 关键时间点

- 2026-08-01：`app/` 保真迁移完成，用户人工验收通过。
- 2026-08-06：上一版交接说明（`HANDOFF.md`）生成（现已过时，仅留档）。
- 2026-08-21：视觉收尾提交 `ed9858e` 合并进 `main`，部署到内网 `.36:8765`。
