# `next/`失败冻结记录

> 决策日期：2026-07-30  
> 状态：用户验收失败，永久冻结，禁止部署

## 结论

`next/`采用重新实现方式建立，与本次迁移的真实目标不一致。用户确认其页面视觉、布局和基础功能
未达到原系统等价要求，因此该目录不再作为产品候选、迁移成果或后续重构基础。

原发布候选`xiaobai-next-rc-20260730-1`自本记录生效起作废。不得使用`next/Dockerfile`、
`next/compose.yaml`或`next/compose.preflight.yaml`部署任何正式或预检环境。

## 冻结边界

1. `next/`只保留作失败复盘、测试思路和迁移工具参考，不再修补产品功能或视觉。
2. 后续迁移不得从`next/`反向覆盖原系统，也不得把其页面作为视觉基准。
3. 原系统仍是唯一产品事实和视觉基线；后续工作必须采用原代码保真式结构迁移。
4. 未经用户新的明确决定，不删除`next/`，不移动失败标签，不恢复其发布候选身份。
5. `next/data/`中的本地迁移副本继续保持Git忽略，不作为生产数据。

## 失败原因

- 错误地把“建立独立目录并迁移”执行成了重新设计和重新实现。
- 自动测试主要验证新实现内部契约，没有证明与原系统逐页面、逐状态、逐像素等价。
- 以代码行数下降和规格案例覆盖代替了原系统完整行为保真。
- 用户人工验收确认视觉、布局及基础功能不可作为正式产品使用。

本记录优先于`next/`内所有阶段完成、发布候选、预检和切换说明。
